Ending Period Date

Cumm. No. of Sites

Total Cost at Completion

Site Selection

LUA’s

Site Design & Permitting

Site Construction

Program Management

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Fee Sites 95 83 82 95 18 Drilled Completed Estimated Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned 31.05.99 30.06.98 9 2100000 12494 1667 2241 4250 93891 77400 23788 22833 May,June 31.07.98 10 2160000 10144 21667 3400 20644 69950 19459 14983 31.08.98 15 2160000 15932 20000 3843 7650 133887 52150 22776 14333 30.09.98 25 2160000 18328 10000 1114 9350 73870 76200 13377 14583 31.10.98 31 1133311 16934 16667 1591 5100 136635 82050 19620 15733 8000 30.11.98 37 2160000 9201 16667 2563 15967 88131 111800 13367 16983 8000 31.12.98 42 2160000 8550 16667 3497 15967 129598 141550 15992 18223 12000 16000 31.01.99 51 2160000 13665 16667 3298 19633 158890 123700 16249 18233 24000 28.02.99 57 45 2274724 11198 16667 4535 15967 112159 123700 11289 16983 19200 31.03.99 66 2160000 14469 16667 4357 12300 88061 111800 24086 16983 6000 19200 30.04.99 69 62 2160000 18285 15000 2431 15967 87418 99900 19371 16283 16000 31.05.99 75 69 2160000 15245 13333 9500 6800 102393 88000 14639 14733 12800 30.06.99 82 78 2592478 13082 13333 3246 6800 109461 88000 13979 14733 12800

Totals 177527 195002 42216 139151 1335038 1246200 227992 215619 18000 136000 Cost/site 22058.20 1869 2053 509 1677 16281 2400 1000 1813

Other costs Warehouse 21624 Truck Lease 27400

EAC 2254844 Proj. Total 1800773 1931972

326438